Vừa qua, UBND huyện ban hành Thông báo số 2468/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Phan chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối tháng 9 năm 2023
Ý kiến kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối tháng 9 năm 2023

Ngày 07 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện để thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Vĩnh An đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 và đánh giá tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Vĩnh An năm 2023 và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau:
1.  Đối với nhiệm vụ xây dựng xã Vĩnh An về đích nông thôn mới
1.1. Giao UBND xã:
- Khẩn trương hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ minh chứng các tiêu chí xã nông thôn mới gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện chậm nhất đến ngày 10/10/2023.
- Tập trung chỉnh trang cảnh quan, không gian môi trường trên địa bàn xã, đặc biệt quan tâm ở các trục đường chính, khu trung tâm, khuôn viên các công trình, cơ quan, trụ sở đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.
- Khẩn trương triển khai thi công các tuyến đường trên địa bàn xã đã được huyện phê duyệt.
- Thống nhất số liệu đánh giá liên quan đến dân số trên địa bàn xã Vĩnh An theo số thống kê là 385 hộ với 1.408 người.
1.2. Giao các phòng, ban, ngành của huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành thẩm định và công bố kết quả đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã Vĩnh An đạt chuẩn nông thôn mới, thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2023, cụ thể:
- Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tham mưu UBND huyện hoàn thành việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã đảm bảo chỉ tiêu nghèo đa chiều năm 2023 trước ngày 15/10/2023.
- Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đôn đốc các đơn vị thi công dọn dẹp, vệ sinh các hành lang, vỉa hè và khu vực xung quanh các công trình đã và đang thi công trên địa bàn xã Vĩnh An. Đồng thời, hoàn thành việc bàn giao Trụ sở UBND xã Vĩnh An để đưa vào hoạt động trong tháng 10/2023.
- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện khảo sát địa điểm và triển khai lắp đặt các bảng tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh An trước khi đoàn công tác của tỉnh về đánh giá, thẩm tra. UBND xã Vĩnh An bố trí thêm các bảng tuyên truyền: pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu về xây dựng nông thôn mới đảm bảo trực quan, sinh động và góp phần tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân.
2. Đối với việc hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới:
- Giao UBND các xã khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt về xã nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện hồ sơ minh chứng và gửi về các phòng, ban, ngành của huyện trước ngày 15/10/2023.
- Giao UBND thị trấn Phú Phong hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh và lập hồ sơ minh chứng; trên cơ sở đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì tham mưu UBND huyện tổ chức thẩm định thị trấn Phú Phong đạt chuẩn đô thị văn minh trong tháng 10 năm 2023.
- Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện về tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng chính quyền cấp xã để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho chủ trương đảm bảo thời gian để lập hồ sơ minh chứng. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tập trung hướng dẫn, đôn đốc các xã đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành để tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đạt tối thiểu 30% trở lên.
-  Yêu cầu các phòng, ban ngành của huyện hoàn thành hồ sơ minh chứng 9/9 tiêu chí của huyện chậm nhất đến ngày 10/11/2023.
- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hoàn thành Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Sơn để kịp thời tham mưu văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh có kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đảm bảo thời gian quy định.